# 设备到货验收报告 (Arrival Acceptance Report)

**日期**: 2024-12-01
**验收人**: Rick Deckard, Luv
**供应商**: ABB Engineering

## 1. 概览

本次到货共计 4 个木箱，外观无破损，防冲击标签 (Impact Label) 显示未变色。

## 2. 详细清单核对

| 物品                 | 数量 (Pcs) | S/N 抽验    | 状态     | 备注                   |
| :------------------- | :--------- | :---------- | :------- | :--------------------- |
| IRB 6700 机械臂      | 4          | 6700-102934 | Pass     | 金手指无划痕           |
| IRC5 控制柜          | 4          | CTRL-99283  | Pass     |                        |
| 示教器 (FlexPendant) | 4          | FP-2231     | **Fail** | **其中一台屏幕有裂纹** |

## 3. 问题记录

> **@Luv**: 我在开箱 3 号箱时发现示教器屏幕左下角有细微裂纹。拍照留存了。
> **@Rick**: 马上联系 ABB 的销售经理。这不能签收。
> **@ABB_Sales (Email)**: 很抱歉，我们会立即空运一台新的过来，大概需要 3 天。请先签署其他的接收单。
> **@Neo (PMO)**: 可以签署“部分验收单” (Partial Acceptance)，但在原来的单子上必须注明“3 号示教器拒收”。

## 4. 结论

**部分通过 (Partial Pass)**。等待 3 号示教器补货。
