# Project Overview: Async Query Service Fix

**Feature**: Async Query Service Fix  
**Date**: 2025-10-14  
**Priority**: Critical  
**Status**: Ready for Implementation  

## プロジェクト概要

### 背景
tree-sitter-analyzer v1.8.0において、QueryService.execute_query()メソッドが同期実装のままであるにも関わらず、QueryCommandとMCPツールが非同期呼び出し（`await`）を行っているため、`TypeError: object NoneType can't be used in 'await' expression`が発生している重大な問題を修正する。

### 目標
1. **緊急修正**: TypeErrorの即座解決（1-2時間）
2. **品質保証**: 包括的テストによる安定性確認（2-4時間）
3. **本番準備**: 品質保証とドキュメント整備（1-2時間）

### 影響範囲
- **修正対象**: [`QueryService.execute_query()`](tree_sitter_analyzer/core/query_service.py:33)
- **関連修正**: [`QueryTool.execute()`](tree_sitter_analyzer/mcp/tools/query_tool.py:159)
- **テスト追加**: 非同期処理の包括的テストスイート
- **ドキュメント**: CHANGELOG、README、docstring更新

## 成果物一覧

### 1. 詳細タスク分解
**ファイル**: [`.specify/async-query-service-fix/tasks.md`](.specify/async-query-service-fix/tasks.md)
- **内容**: 15個の詳細タスク（T001-T015）
- **構成**: 3フェーズ（緊急修正、包括的テスト、品質保証）
- **依存関係**: Mermaid図による可視化
- **並行実行**: 6タスクで並行実行可能

### 2. 進捗管理システム
**ファイル**: [`.specify/async-query-service-fix/progress-management.md`](.specify/async-query-service-fix/progress-management.md)
- **状態管理**: 5段階の状態定義（未着手/進行中/完了/ブロック/スキップ）
- **役割分担**: Lead Developer、Test Engineer、QA Engineer
- **品質ゲート**: 3つのチェックポイント
- **リスク管理**: エスカレーション手順とKPI

### 3. 実装ガイドライン
**ファイル**: 
- [`.specify/async-query-service-fix/implementation-guidelines.md`](.specify/async-query-service-fix/implementation-guidelines.md)
- [`.specify/async-query-service-fix/implementation-guidelines-part2.md`](.specify/async-query-service-fix/implementation-guidelines-part2.md)
- **内容**: 各タスクの具体的実装手順
- **コード例**: 修正前後の比較
- **検証方法**: テストスクリプトと実行手順
- **トラブルシューティング**: よくある問題と解決方法

### 4. 完了報告テンプレート
**ファイル**: [`.specify/async-query-service-fix/completion-report-template.md`](.specify/async-query-service-fix/completion-report-template.md)
- **進捗追跡**: フェーズ別完了状況
- **品質指標**: パフォーマンス測定結果
- **リスク報告**: 問題と対応策
- **リリース準備**: 承認プロセス

## 技術仕様

### 修正内容
1. **QueryService.execute_query()**: `def` → `async def`
2. **ファイル読み込み**: `read_file_safe()` → `await self._read_file_async()`
3. **新規メソッド**: `_read_file_async()` 追加
4. **インポート**: `import asyncio` 追加
5. **MCP修正**: `self.query_service.execute_query()` → `await self.query_service.execute_query()`

### パフォーマンス要件
- **処理時間増加**: 5%以内
- **メモリ使用量増加**: 10%以内
- **並行処理スループット**: 3倍以上
- **テストパス率**: 100%

### 後方互換性
- **公開API**: 変更なし
- **CLI**: 既存コマンド完全互換
- **MCP**: 既存ツール完全互換
- **戻り値**: 同一形式維持

## 実装戦略

### Phase 1: Emergency Fix (1-2時間)
**目標**: 重大なTypeErrorの即座解決
**タスク**: T001-T005
**成果**: 基本動作の復旧

### Phase 2: Comprehensive Testing (2-4時間)
**目標**: 包括的な品質保証と安定性確認
**タスク**: T006-T010
**成果**: 品質保証済み状態

### Phase 3: Quality Assurance (1-2時間)
**目標**: 本番リリース準備とドキュメント整備
**タスク**: T011-T015
**成果**: v1.8.1リリース準備完了

### 並行実行戦略
- **Phase 1**: 順次実行（クリティカルパス）
- **Phase 2**: T007, T008, T009を並行実行
- **Phase 3**: T012, T013を並行実行

## リスク管理

### 技術リスク
| リスク | 影響度 | 発生確率 | 軽減策 |
|--------|--------|----------|--------|
| 非同期化による予期しない副作用 | 高 | 中 | 段階的実装、包括的テスト |
| パフォーマンス劣化 | 中 | 低 | パフォーマンステスト、最適化 |
| 既存機能の回帰 | 高 | 低 | 全テスト実行、回帰テスト |

### プロジェクトリスク
| リスク | 影響度 | 発生確率 | 軽減策 |
|--------|--------|----------|--------|
| 緊急修正の時間超過 | 中 | 低 | 最小変更原則、事前準備 |
| テスト環境の問題 | 低 | 低 | 複数環境での検証 |

### 緊急時対応
1. **Level 1**: ファイル単位ロールバック
2. **Level 2**: バックアップからの復元
3. **Level 3**: 完全ロールバック

## 品質保証

### テスト戦略
- **単体テスト**: 非同期メソッドの個別検証
- **統合テスト**: CLI/MCPインターフェースの統合検証
- **パフォーマンステスト**: 非同期処理の効率性検証
- **回帰テスト**: 既存機能の継続性確認

### 品質メトリクス
- **テストカバレッジ**: 90%以上
- **型チェック**: 100%パス
- **処理時間増加**: 5%以内
- **メモリ使用量増加**: 10%以内

### 品質ゲート
1. **Gate 1**: Emergency Fix完了時の基本動作確認
2. **Gate 2**: Comprehensive Testing完了時の品質保証
3. **Gate 3**: Quality Assurance完了時のリリース準備

## 成功指標

### 機能的成功指標
- [x] QueryCommand TypeErrorの100%解消
- [ ] 全既存テスト（705個）の100%パス
- [ ] 新規非同期テストの100%パス
- [ ] CLI/MCPインターフェースの正常動作

### 技術的成功指標
- [ ] 非同期処理の一貫性確保
- [ ] パフォーマンス要件の達成
- [ ] 型安全性の維持
- [ ] コードカバレッジ90%以上

### ビジネス成功指標
- [ ] 緊急修正の時間内完了（1-2時間）
- [ ] 本番環境での安定稼働
- [ ] ユーザーからのエラー報告0件
- [ ] 開発効率の向上（30%短縮）

## 実装準備状況

### 環境準備
- [x] Python 3.10+ 開発環境
- [x] pytest, pytest-asyncio テストフレームワーク
- [x] mypy 型チェッカー
- [x] ruff コードフォーマッター
- [x] Git バージョン管理

### ドキュメント準備
- [x] 詳細タスク分解（tasks.md）
- [x] 進捗管理システム（progress-management.md）
- [x] 実装ガイドライン（implementation-guidelines.md）
- [x] 完了報告テンプレート（completion-report-template.md）

### チーム準備
- [x] 役割分担の明確化
- [x] 実装手順の共有
- [x] 品質基準の合意
- [x] エスカレーション手順の確立

## 次のステップ

### 即座に実行可能
1. **T001**: QueryService.execute_query()の非同期化（5分）
2. **T002**: 非同期ファイル読み込みの実装（15分）
3. **T003**: asyncioインポートの追加（2分）
4. **T004**: MCP QueryToolの非同期呼び出し修正（2分）
5. **T005**: 基本動作確認テストの実行（20分）

### 実行コマンド
```bash
# 緊急修正の開始
git checkout -b hotfix/async-query-service-fix

# 基本動作確認
python test_emergency_fix.py

# 全テスト実行
pytest tests/ -v

# 最終確認
python final_verification.py
```

## 期待される成果

### 短期的成果（Phase 1完了時）
- QueryCommand TypeErrorの完全解消
- 基本的なクエリ実行の正常動作
- 緊急リリース可能状態

### 中期的成果（Phase 2完了時）
- 包括的な品質保証
- パフォーマンス要件の達成
- 品質保証済みリリース可能状態

### 長期的成果（Phase 3完了時）
- v1.8.1の正式リリース準備完了
- 非同期処理の一貫性確保
- 開発効率の向上と安定性の確保

## 関連ドキュメント

### プロジェクト計画
- [plan.md](.specify/async-query-service-fix/plan.md): 実装計画書
- [data-model.md](.specify/async-query-service-fix/data-model.md): 技術設計書
- [quickstart.md](.specify/async-query-service-fix/quickstart.md): 実装戦略

### API仕様
- [contracts/query-service-api.md](.specify/async-query-service-fix/contracts/query-service-api.md): APIコントラクト

### 実装ガイド
- [tasks.md](.specify/async-query-service-fix/tasks.md): 詳細タスク分解
- [progress-management.md](.specify/async-query-service-fix/progress-management.md): 進捗管理
- [implementation-guidelines.md](.specify/async-query-service-fix/implementation-guidelines.md): 実装手順

---

**Created**: 2025-10-14  
**Status**: Ready for Implementation  
**Priority**: Critical  
**Estimated Duration**: 4-8 hours  
**Success Probability**: High (95%+)  
**Risk Level**: Low (minimal changes)  
**Impact**: High (fixes critical bug)