# PM-Agent v2.0 设计评审

**评审人**: agent4 (pm-agent架构师)
**日期**: 2026-02-22
**评审范围**: F-031~F-034 功能需求 + M31~M34 模块设计

---

## 评审结论

| 评审项 | 可行性 | 说明 |
|--------|--------|------|
| F-031 ConfManClient | ✅ 可行 | conf-man v2.0已有完整规划 |
| F-032 VersionClient | ✅ 可行 | conf-man v2.0已有完整规划 |
| F-033 版本前端 | ⚠️ 阻塞 | 依赖F-031/M31 |
| F-034 集成测试 | ✅ 可行 | 不依赖conf-man |

---

## 修正说明

查看conf-man v2.0需求文档后，结论修正：

**conf-man v2.0规划** (`conf-man/docs/01-requirements/requirements_conf-man_v2.0.md`):
- F1: 配置接口(17个) - ✅ 已完成
- F2: 环境接口(2个) - ✅ 已完成
- F3-F6: 版本登记/列表/详情/发布(P0) - 📋 规划中
- F11: Python SDK - 📋 规划中

**当前conf-man代码状态**:
- CLI命令(register/list/show/release) - TODO空实现
- 版本管理功能 - 未实现

**结论**: PM-Agent F-031/F-032设计可行，但需要等待conf-man v2.0开发完成。

---

## 问题1: ConfManClient设计 - 可行（需等待）

### 设计描述
需求文档要求封装conf-man CLI调用，实现：
- `get_data_dir()` - 获取数据目录
- `get_config_dir()` - 获取配置目录
- `get_todo_db_path()` - 获取TODO数据库路径
- `is_test_mode()` - 检查测试模式

### 实际情况

**conf-man v2.0需求规划**:
- F1: 17个配置接口 - ✅ 已完成
- F2: 2个环境接口 - ✅ 已完成

**conf-man当前代码**:
- CLI无path/file子命令
- ConfManProvider类已实现所有17个接口

### 分析
M31设计可行：
1. conf-man v2.0已完成配置接口规划
2. 当前代码已有ConfManProvider实现
3. 需要等待conf-man v2.0开发完成CLI命令

---

## 问题2: VersionClient设计 - 可行（需等待）

### 设计描述
需求文档要求实现版本管理功能：
- `list_versions()` - 列出版本
- `show_version(version)` - 版本详情
- `register_version(version, manifest, test_report)` - 登记版本
- `release_version(version)` - 发布版本

### 实际情况

**conf-man v2.0规划**:
| 功能 | 优先级 |
|------|--------|
| F3: 版本登记 | P0 |
| F4: 版本列表 | P0 |
| F5: 版本详情 | P0 |
| F6: 版本发布 | P0 |
| F11: Python SDK | P0 |

**当前conf-man CLI代码**:
- register: TODO空实现
- list: 返回空列表
- show: 占位信息
- release: TODO空实现

### 分析
F-032设计可行：
1. conf-man v2.0已规划完整版本管理功能
2. 当前CLI命令为TODO，等待开发完成
3. Python SDK (F11) 也在规划中

---

## 问题3: 依赖关系

```
F-031 (ConfManClient)
    ↓
F-032 (VersionClient) ← 阻塞
    ↓
F-033 (版本前端) ← 阻塞
    ↓
F-034 (集成测试) ← 部分阻塞
```

当前只有F-034可以独立开展。

---

## 建议行动路线

### 方案A: 协调开发（推荐）

| 阶段 | 行动 | 依赖 |
|------|------|------|
| 1 | PM-Agent等待conf-man v2.0完成 | conf-man CLI |
| 2 | conf-man v2.0开发register/list/show/release | - |
| 3 | PM-Agent实现M31 ConfManClient | conf-man v2.0 |
| 4 | PM-Agent实现M32 VersionClient | M31完成 |

### 方案B: 直接引用内部API（不推荐）

直接使用ConfManProvider类：
```python
from conf_man_client import ConfManProvider
provider = ConfManProvider()
data_dir = provider.get_data_dir()
```

**风险**:
- 违反分层架构原则
- 未来conf-man重构可能导致接口变化
- 不符合"通过CLI调用"的原始设计

---

## 可行建议：F-034 独立开展

F-034（集成测试）不依赖conf-man，可以先做：

| 测试类型 | 可行性 | 说明 |
|----------|--------|------|
| ConfManClient单元测试 | ⚠️ 需等待M31完成 |
| VersionClient单元测试 | ⚠️ 需等待M32完成 |
| API集成测试 | ✅ 可先设计框架 |
| 前端组件测试 | ⚠️ 需等F-033 |
| E2E测试 | ✅ 可先设计场景 |

**建议**: 
- 先行设计测试框架和用例
- 等待M31/M32实现后补充具体测试

---

## 总结

1. **设计可行性**: F-031/F-032设计可行，conf-man v2.0已有完整规划
2. **依赖关系**: 需协调conf-man与pm-agent开发进度
3. **建议**: 两系统并行开发，保持接口对齐
4. **F-034**: 可独立开展测试框架设计

---

## 参考

- conf-man v2.0需求: `conf-man/docs/01-requirements/requirements_conf-man_v2.0.md`
- PM-Agent需求: `docs/01-requirements/requirements_pm_agent_v1.2.0_DRAFT.md`
- PM-Agent设计: `docs/02-design/OUTLINE_pm_agent_v1.2.md`

---

*评审人: agent4*
*日期: 2026-02-22*
