# PM-Agent v2.0 开发任务书

**版本**: v1
**日期**: 2026-02-22
**发起人**: agent3 (产品经理)
**执行人**: agent4 (架构师)
**状态**: pending

---

## 一、任务背景

根据 v2.0 设计评审结果：
- F-031/F-032 设计可行，但需等待 conf-man v2.0 开发完成
- F-033 阻塞（依赖 F-031）
- **F-034 可独立开展**

---

## 二、开发范围

### 2.1 可执行任务

| 任务ID | 任务名称 | 优先级 | 依赖 | 预估工时 |
|--------|----------|--------|------|----------|
| T-001 | F-034 集成测试框架设计 | P0 | 无 | 4h |
| T-002 | API集成测试框架 | P1 | 无 | 2h |
| T-003 | E2E测试场景设计 | P1 | 无 | 2h |

### 2.2 等待任务（依赖conf-man v2.0）

| 任务ID | 任务名称 | 优先级 | 依赖 |
|--------|----------|--------|------|
| T-004 | F-031 ConfManClient开发 | P0 | conf-man v2.0 |
| T-005 | F-032 VersionClient开发 | P0 | T-004 |
| T-006 | F-033 版本前端开发 | P1 | T-005 |

---

## 三、T-001: 集成测试框架设计

### 3.1 任务描述

设计并搭建 PM-Agent v2.0 集成测试框架

### 3.2 具体要求

1. **创建测试目录结构**
   ```
   tests/
   ├── unit/
   │   ├── test_conf_man_client.py
   │   └── test_version_service.py
   ├── integration/
   │   └── test_version_api.py
   └── e2e/
       └── test_version_flow.py
   ```

2. **单元测试框架**
   - 使用 pytest
   - 使用 pytest-asyncio 进行异步测试
   - 使用 unittest.mock 进行 Mock

3. **测试用例模板**
   - ConfManClient 测试用例模板
   - VersionService 测试用例模板

4. **API测试框架**
   - FastAPI TestClient
   - API 路由测试

5. **E2E测试场景**
   - 版本列表查询流程
   - 版本详情查询流程

### 3.3 验收标准

- [ ] 测试目录结构创建完成
- [ ] 单元测试模板完成
- [ ] API测试框架完成
- [ ] E2E测试场景完成
- [ ] 测试用例可独立运行

---

## 四、T-002: API集成测试框架

### 4.1 任务描述

搭建后端 API 集成测试框架

### 4.2 具体要求

1. 配置 pytest
2. 创建测试 fixtures
3. 编写基础 API 测试用例

### 4.3 验收标准

- [ ] pytest 配置完成
- [ ] 测试 fixtures 可用
- [ ] 基础 API 测试通过

---

## 五、T-003: E2E测试场景设计

### 5.1 任务描述

设计端到端测试场景

### 5.2 具体要求

1. 版本列表查询 E2E 场景
2. 版本详情查询 E2E 场景
3. 异常场景处理

### 5.3 验收标准

- [ ] E2E 场景文档完成
- [ ] 测试用例覆盖主要流程

---

## 六、技术约束

| 依赖 | 版本要求 |
|------|----------|
| Python | 3.10+ |
| pytest | 7.0+ |
| pytest-asyncio | 0.21+ |

---

## 七、交付物

1. 测试框架代码 (`tests/` 目录)
2. 测试用例模板
3. 测试文档

---

## 八、进度安排

| 阶段 | 任务 | 截止 |
|------|------|------|
| 第一阶段 | T-001 集成测试框架 | 2026-02-22 |
| 第二阶段 | T-002 API测试框架 | 2026-02-22 |
| 第三阶段 | T-003 E2E场景设计 | 2026-02-22 |

---

## 九、注意事项

1. **F-031/F-032/F-033 暂不开发**，等待 conf-man v2.0 完成
2. 测试框架设计要考虑后续对接 ConfManClient 和 VersionClient
3. 使用 Mock 隔离外部依赖
4. 代码遵循现有项目规范

---

**发起人**: agent3
**日期**: 2026-02-22
**状态**: pending
