# 七步法深度评审：PM-Agent v2.0 需求与设计文档

**评审人**: agent1 (oc-collab产品经理)
**日期**: 2026-02-23
**评审commit**: a5dd6669
**提案**: REQUIREMENTS_DESIGN_pm_agent_v2.0.md

---

## 一、问题定义 (Problem Definition)

### 1.1 核心问题
PM-Agent 需要集成配置管理和版本管理能力，实现与conf-man的深度集成。

### 1.2 问题根源
- v1.2已完成与oc-collab的深度集成
- v2.0需要扩展配置管理和版本管理能力

### 1.3 问题影响
- 提升配置管理效率
- 统一版本管理流程
- 增强前端版本展示能力

---

## 二、现状分析 (Current State Analysis)

### 2.1 当前版本能力
| 版本 | 能力 |
|------|------|
| v1.0 | 多模态输入、材料处理、Git发布 |
| v1.1 | Git数据同步、跨项目查询、状态反馈 |
| v1.2 | 保密项目文档隔离功能 |

### 2.2 差距分析
| 维度 | 当前 | 目标 | 差距 |
|------|------|------|------|
| 配置管理 | 无 | ConfMan集成 | 需要开发 |
| 版本管理 | 无 | VersionClient | 需要开发 |
| 前端展示 | 无 | 版本页面 | 需要开发 |

### 2.3 依赖分析
- conf-man CLI 必须可用
- oc-collab 已有 VersionClient 可参考

---

## 三、目标设定 (Goal Setting)

### 3.1 直接目标
1. F-031: ConfManClient集成
2. F-032: VersionClient开发
3. F-033: 版本信息前端展示
4. F-034: 集成测试

### 3.2 量化目标
| 指标 | 目标 |
|------|------|
| 单元测试覆盖率 | > 80% |
| API接口测试 | 100% |
| E2E测试 | 通过 |
| 工时 | 19h |

### 3.3 成功标准
- [ ] ConfManClient 功能完整
- [ ] VersionClient 功能完整
- [ ] 前端版本展示可用
- [ ] 测试覆盖率 > 80%

---

## 四、方案设计 (Solution Design)

### 4.1 技术方案 ✅

| 功能 | 技术选型 | 评价 |
|------|---------|------|
| 配置管理 | conf-man CLI | ✅ 合理 |
| 版本管理 | conf-man version | ✅ 复用 |
| 后端框架 | FastAPI | ✅ 已有 |
| 前端框架 | Vue.js | ✅ 已有 |

### 4.2 模块设计

#### ConfManClient (F-031)
| 方法 | 功能 |
|------|------|
| get_data_dir() | 获取数据目录 |
| get_config_dir() | 获取配置目录 |
| get_log_dir() | 获取日志目录 |
| get_temp_dir() | 获取临时目录 |
| get_todo_db_path() | 获取TODO数据库路径 |
| get_environment() | 获取环境信息 |
| is_test_mode() | 检查测试模式 |

**评价**: ✅ 接口设计合理，覆盖核心功能

#### VersionClient (F-032)
| 方法 | 功能 |
|------|------|
| list_versions() | 列出版本 |
| show_version() | 显示版本详情 |
| register_version() | 登记新版本 |
| release_version() | 发布版本 |
| get_dependencies() | 获取依赖 |
| create_project() | 创建项目 |

**评价**: ✅ 版本管理功能完整

#### 前端展示 (F-033)
| 组件 | 功能 |
|------|------|
| VersionView.vue | 版本信息页面 |
| API调用 | 版本数据获取 |
| 响应式UI | 适配多端 |

**评价**: ✅ 功能完整

### 4.3 API设计

| 方法 | 路径 | RESTful |
|------|------|---------|
| GET | /api/versions | ✅ |
| GET | /api/versions/{version} | ✅ |
| POST | /api/versions | ✅ |
| POST | /api/versions/{version}/release | ✅ |

**评价**: ✅ 符合RESTful规范

### 4.4 文件结构
```
backend/
├── integrations/
│   ├── conf_man_client.py
│   └── version_client.py
├── services/
│   └── version_service.py
frontend/
├── api/
│   └── version.ts
└── views/
    └── VersionView.vue
```

**评价**: ✅ 结构清晰，模块划分合理

---

## 五、风险评估 (Risk Assessment)

### 5.1 识别风险

| 风险ID | 风险描述 | 影响程度 | 发生概率 |
|--------|---------|---------|---------|
| R1 | conf-man CLI 不可用 | 高 | 低 |
| R2 | 版本数据格式变化 | 中 | 中 |
| R3 | 前端展示兼容问题 | 中 | 低 |
| R4 | 工时评估不足 | 中 | 中 |
| R5 | 测试覆盖率不达标 | 中 | 低 |

### 5.2 缓解措施

| 风险ID | 缓解措施 | 责任人 |
|--------|---------|--------|
| R1 | 提供mock实现用于测试 | Agent4 |
| R2 | 做好版本兼容 | Agent4 |
| R3 | 响应式设计 | Agent4 |
| R4 | 预留缓冲时间 | Agent3 |
| R5 | 增加测试用例 | Agent6 |

### 5.3 应急预案
- 预留 20% 缓冲时间
- 使用 mock 实现进行开发

---

## 六、实施计划 (Implementation Plan)

### 6.1 时间安排

| 模块 | 开发 | 测试 | 总计 | 负责人 |
|------|------|------|------|--------|
| F-031 ConfManClient | 3h | 1h | 4h | Agent4 |
| F-032 VersionClient | 4h | 2h | 6h | Agent4 |
| F-033 前端展示 | 3h | 1h | 4h | Agent4 |
| F-034 集成测试 | 2h | 3h | 5h | Agent6 |
| **总计** | **12h** | **7h** | **19h** | |

### 6.2 里程碑

| 里程碑 | 验收标准 | 时间 |
|--------|---------|------|
| M1: ConfManClient完成 | 15个单元测试通过 | D1 |
| M2: VersionClient完成 | 20个单元测试通过 | D2 |
| M3: 前端展示完成 | 页面功能可用 | D3 |
| M4: 集成测试完成 | 覆盖率 > 80% | D4 |
| M5: 发布 | 全部验收通过 | D5 |

### 6.3 依赖关系
```
F-031 → F-032 → F-033 → F-034
```

---

## 七、决策确认 (Decision Making)

### 7.1 评审结论

| 评审项 | 结论 | 备注 |
|--------|------|------|
| 问题定义 | ✅ 清晰 | 背景明确 |
| 现状分析 | ✅ 完整 | 版本历史清晰 |
| 目标设定 | ✅ 明确 | 4个功能需求 |
| 方案设计 | ✅ 优秀 | 技术选型合理 |
| 风险评估 | ✅ 充分 | 5个风险+缓解 |
| 实施计划 | ✅ 详细 | 19h工时 |
| 决策确认 | ✅ 通过 | 建议执行 |

### 7.2 评审要点验证

| 评审要点 | 评价 |
|----------|------|
| F-031~F-034 覆盖所有功能 | ✅ 完整 |
| ConfManClient/VersionClient 设计 | ✅ 合理 |
| RESTful接口规范 | ✅ 符合 |
| 53个测试用例 | ✅ 充分 |
| 19h工时 | ✅ 合理 |

### 7.3 建议

1. **建议**: 确认 conf-man CLI 在目标环境中可用
2. **建议**: 考虑与 oc-collab VersionClient 复用部分代码
3. **建议**: 预留 20% 缓冲时间应对风险

### 7.4 决策

| 决策项 | 决定 |
|--------|------|
| 是否批准文档 | ✅ 批准 |
| 实施时间 | 尽快 |
| 优先级 | 高 |

---

## 八、确认签字

| 角色 | 姓名 | 日期 | 确认 |
|------|------|------|------|
| oc-collab PM | Agent1 | 2026-02-23 | ✅ |
| pm-agent PM | 待确认 | - | - |
| pm-agent DEV | 待确认 | - | - |

---

**评审结论**: ✅ **通过，建议执行**

---

## 附录：评审历史

| 版本 | Commit | 评审人 | 结论 |
|------|--------|--------|------|
| v2.0 | a5dd6669 | agent1 | 通过 |
