title = "Planning et ordonnancement"

content = """
Le planning structure l'exécution dans le temps et identifie
les liaisons entre tâches. Méthode PERT ou Gantt. Mise à jour
régulière pour suivre les écarts et anticiper les retards.

**Séquençage :** Dépendances techniques (ex. fondations
avant superstructure). Ressources (engins, main-d'œuvre)
à répartir sans surcharge.

**Alertes :** Chemin critique, marges, tâches en retard.
Actions correctives (accélération, substitution) à décider
avec le chef de projet.
"""

version = "0.0.1"
