title = "কারেক্টিভ রক্ষণাবেক্ষণ ও ত্রুটি মেরামত"

content = """
কারেক্টিভ রক্ষণাবেক্ষণ হলো কোনো সরঞ্জাম ত্রুটিপূর্ণ বা বিকল হওয়ার পর তা মেরামত করা।
দ্রুত ও কার্যকর কারেক্টিভ মেইনটেন্যান্স আউটেজের সময়কাল কমায় এবং পিপিএ-র প্রাপ্যতা লক্ষ্য
অর্জনে সহায়তা করে।

**ত্রুটি রিপোর্টিং প্রক্রিয়া:**
যেকোনো সরঞ্জাম ত্রুটি শনাক্ত হলে অপারেটর শিফট সুপারভাইজারকে জানাবেন। শিফট সুপারভাইজার
সিএমএমএস সিস্টেমে একটি ওয়ার্ক অর্ডার (ডব্লিউও) তৈরি করবেন — ত্রুটির বিবরণ, সরঞ্জামের আইডি,
অগ্রাধিকার স্তর এবং প্রাথমিক মূল্যায়ন উল্লেখ করবেন।

**অগ্রাধিকার স্তর:**
- ক্রিটিক্যাল (P1): উৎপাদন বন্ধ বা আসন্ন নিরাপত্তা ঝুঁকি — অবিলম্বে কাজ শুরু করুন
- হাই (P2): উৎপাদন সীমিত বা সরঞ্জাম ঝুঁকিতে — ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সমাধান করুন
- মিডিয়াম (P3): সামান্য প্রভাব — ৭ দিনের মধ্যে সমাধান করুন
- লো (P4): কোনো তাৎক্ষণিক প্রভাব নেই — পরবর্তী পরিকল্পিত শাটডাউনে সমাধান করুন

**মূল কারণ বিশ্লেষণ (রুট কজ অ্যানালাইসিস):**
পুনরাবৃত্তিমূলক বা গুরুতর ত্রুটির জন্য মূল কারণ বিশ্লেষণ বাধ্যতামূলক। ৫-কেন (Five Whys)
বা ফিশবোন ডায়াগ্রাম পদ্ধতি ব্যবহার করুন। বিশ্লেষণের ফলাফল এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা
সিএমএমএসে নথিভুক্ত করুন।

**স্পেয়ার পার্টস সমন্বয়:**
কারেক্টিভ মেইনটেন্যান্স শুরুর আগে প্রয়োজনীয় স্পেয়ার পার্টস স্টোরে আছে কিনা নিশ্চিত করুন।
নেই থাকলে জরুরি ক্রয় প্রক্রিয়া শুরু করুন। মূল যন্ত্রাংশের জন্য ওইএম (মূল উৎপাদনকারী)-এর
সাথে সরাসরি যোগাযোগ করুন।

**ওয়ারেন্টি পিরিয়ডের কাজ:**
সরঞ্জাম ওয়ারেন্টির মধ্যে থাকলে মেরামতের আগে অবশ্যই ওইএম বা সার্ভিস প্রোভাইডারকে জানাতে
হবে। অননুমোদিত মেরামত ওয়ারেন্টি বাতিল করতে পারে।
"""

version = "0.0.1"
