title = "Gestión de Subcontratistas en Frentes MEP"

content = """
En proyectos de mayor escala, Constructora Solano subcontrata partes de la instalación MEP
a empresas especializadas: una empresa para fontanería, otra para electricidad y otra para
HVAC. El técnico MEP de Constructora Solano actúa como supervisor y coordinador de estos
subcontratistas, asegurando que el trabajo cumple los estándares de la empresa y del proyecto.

**Alcance de la supervisión:** El técnico MEP supervisa que los subcontratistas ejecuten
el trabajo conforme a los planos aprobados, las especificaciones técnicas y los procedimientos
de seguridad de Constructora Solano. No gestiona la relación contractual ni los pagos;
esas funciones corresponden al área de contratos y administración del proyecto.

**Revisión de credenciales:** Antes de que una cuadrilla de subcontratista ingrese a obra,
el técnico MEP verifica que el personal tiene las certificaciones requeridas (soldadores
certificados, electricistas con licencia, técnicos de refrigeración con certificación de
manejo de refrigerantes) y que la empresa tiene seguros de responsabilidad civil y accidentes
de trabajo vigentes.

**Inducción de seguridad:** Todo personal nuevo de subcontratistas debe recibir la inducción
de seguridad de la obra antes de iniciar cualquier actividad. El registro de inducción
es un documento de control que el técnico MEP verifica.

**Control de calidad sobre subcontratistas:** Las mismas verificaciones del Plan de Puntos
de Inspección aplican al trabajo de subcontratistas. El técnico MEP no aprueba avances
de trabajo con calidad insatisfactoria, independientemente de la presión de cronograma.
Un rechazo debe documentarse por escrito con la descripción del defecto y la acción
correctiva requerida.

**Comunicación y coordinación:** Las cuadrillas de subcontratistas deben ser incluidas
en las reuniones de coordinación de oficios. El técnico MEP facilita la comunicación
entre subcontratistas de diferentes especialidades para evitar conflictos de espacio
y secuencia de trabajo.

**Cierre de frentes:** Antes de que un subcontratista abandone un frente de trabajo,
el técnico MEP verifica que el área quedó limpia, los materiales sobrantes fueron retirados,
los pases y aperturas temporales están tapados correctamente y no quedaron pendientes
de seguridad (bordes sin barandilla, cables sueltos, herramientas abandonadas).
"""  # noqa: E501

version = "0.0.1"
