title = "Oficina de Gestión de Proyectos (PMO): Diseño y Operación"

content = """
La Oficina de Gestión de Proyectos (PMO, Project Management Office) es la unidad
organizacional responsable de definir y mantener los estándares de gestión de proyectos,
supervisar el portafolio de iniciativas y proporcionar soporte metodológico a los equipos
de proyecto. Una PMO bien diseñada mejora la tasa de éxito de los proyectos; mal diseñada,
añade burocracia sin valor.

**Tipos de PMO**

Existen tres modelos principales de PMO según su nivel de autoridad: de soporte (ofrece
metodologías, plantillas y mejores prácticas, pero no tiene autoridad sobre los proyectos),
de control (define estándares obligatorios y supervisa el cumplimiento, pero la autoridad
última reside en los patrocinadores de cada proyecto) y directiva (gestiona directamente
los proyectos y asigna recursos, con máxima centralización). La mayoría de las organizaciones
latinoamericanas funciona mejor con modelos de soporte o control.

**Funciones Clave de la PMO**

Las funciones más valoradas de una PMO son: mantenimiento del portafolio (consolidación
del estado de todas las iniciativas para visibilidad directiva), estandarización metodológica
(plantillas de project charter, planes de trabajo, reportes de avance), formación en gestión
de proyectos, facilitación de la priorización entre iniciativas que compiten por los mismos
recursos, y archivo histórico de proyectos (lecciones aprendidas, benchmarks de esfuerzo
y costo).

**Indicadores de una PMO Efectiva**

Una PMO agrega valor real cuando mejora métricas como: porcentaje de proyectos entregados
en tiempo y presupuesto, satisfacción de los patrocinadores con el soporte metodológico,
tiempo dedicado a reporteo vs. gestión real de problemas, y número de proyectos activos
por capacidad disponible (señal de si el portafolio está sobredimensionado).

**Errores Frecuentes en la Implementación**

Los errores más comunes son: crear una PMO con demasiado control en una cultura de baja
madurez en gestión de proyectos (genera rechazo); convertir la PMO en un ente burocrático
de reporteo sin agregar valor a la ejecución; no involucrar a los líderes de proyecto en
el diseño de los procesos de la PMO; y no adaptar la metodología al tamaño y complejidad
de cada tipo de proyecto.
"""

version = "0.0.1"
