title = "Cierre de Obra y Entrega de Sistemas MEP al Cliente"

content = """
El cierre de obra es la fase final del proyecto, en la que se verifica que todos los
sistemas MEP están completamente instalados, probados, documentados y listos para la
operación. Una entrega formal y ordenada protege a Constructora Solano de reclamaciones
posteriores y proyecta profesionalismo ante el cliente.

**Lista de verificación de cierre MEP:**
- Todas las pruebas de presión, resistencia de aislamiento, balanceo de aire y comisionamiento
  funcional completadas y con certificados firmados.
- Planos as-built actualizados y entregados en formato digital (PDF y DWG/RVT).
- Manuales de operación y mantenimiento de todos los equipos organizados y entregados.
- Todos los defectos de la lista de pendientes (punch list) cerrados y verificados.
- Materiales sobrantes, herramientas y escombros de obra retirados del sitio.
- Limpieza final de todos los sistemas (ductos, tuberías, tableros).
- Etiquetado completo de válvulas, interruptores, tableros y equipos.
- Capacitación al personal de mantenimiento del cliente.

**Punch list (lista de pendientes):** La inspección de entrega preliminar genera una lista
de observaciones que deben corregirse antes de la entrega definitiva. El técnico MEP
gestiona el cierre de los ítems de su especialidad con la mayor rapidez posible, sin
comprometer la calidad de la corrección.

**Recepción provisional y definitiva:** En muchos contratos existe una recepción provisional
(con punch list abierto) y una recepción definitiva (punch list cerrado, período de
garantía iniciado). El período de garantía típico en proyectos MEP es de 12 meses para
mano de obra y los plazos de garantía de cada equipo según el fabricante.

**Transferencia al mantenimiento:** Al hacer entrega, el técnico MEP presenta los sistemas
al personal de mantenimiento del cliente: ubicación de tableros, válvulas maestras,
circuitos cortafuego, puntos de vaciado, sondas del BMS y procedimientos de arranque
de emergencia. Una sesión práctica (walkaround) complementa la documentación escrita.

**Lecciones aprendidas:** Al cerrar el proyecto, el técnico MEP documenta los problemas
más frecuentes encontrados, las soluciones implementadas y las mejoras que se aplicarían
en proyectos futuros. Este registro es parte del sistema de gestión de conocimiento de
Constructora Solano y contribuye a la mejora continua de la empresa.
"""  # noqa: E501

version = "0.0.1"
